伟德bevictor网站

图片
图片
图片
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
图片
全站搜索
更多
导航菜单
网站首页
教学管理
  • 教务网
  • 实训中心
招生就业
学生管理
继续教育
  • 环科所
  • 环境工程公司
科学研究
图 书 馆
新闻详情
伟德bevictor网站生态环保虚拟仿真实训基地建设方案征集公告
作者:管理员    发布于:2024-04-17   点击次数:19892    文字:【】【】【

一、征集目标

为落实双高建设计划,创新教学实训模式,提升实验实训信息化水平,现面向社会公开征集生态环保虚拟仿真实训基地建设方案。学校将组织专家对方案进行遴。队凶手、有能力的厂商或集成公司积极参与。

二、建设原则

实用性、可靠性、先进性、经济性、共享性。

三、项目概述

基地建设面积约500平方米,分两期建设,第一期造价预算315万元(设计标准应符合资金预算条件),充分利用虚拟现实技术、增强现实技术、人机交互技术、动态环境建模技术、实时三维图形生成技术、立体显示和传感器技术和系统集成技术等新一代信息化技术,构建高度仿真的虚拟实验环境和实验对象,拓展实验教学内容广度和深度、延伸实验教学时间和空间,实现真实实验不具备或难以完成的教学功能,学生在虚拟环境中开展实验,达到所要求的认知与实践教学效果。

四、一期建设方案要求

1. 场地装修

完成基地的整体装修,装修风格需结合大厅的装修风格,通过图文展陈、情景创设等形式,融合VR、AR、MR、人工智能等新技术;建设内容包含学生桌椅、教师讲台、综合布线、空调、照明、配电、装修设计等整体设计。

2. 虚拟仿真公共中心

需容纳不低于60人,具体布局请自行设计,要求简约大方,符合虚拟仿真教学的氛围。建设内容包含教学工作台、VR桌面一体机(不少于21台)、LED立体显示教学系统、录播系统、音响系统等。

3. 虚拟仿真体验中心

体验中心采用多类型的仿真设备(不少于三种),先进的仿真手段(技术),集展示(环保行业、学校特色)、研学(中小学环保知识科普),决策(基地运行各项指标可视化数据大屏)于一体;有效利用各类数字化资源,打造适应职业院校教育特点和伟德bevictor网站专业特色的体验中心,增强互动性和体验感,切实提升育人水平。

五、二期建设方案要求

1. 虚拟仿真研创中心

打造虚拟现实资源开发制作平台和设备,虚拟现实资源开发制作平台中的虚拟仿真引擎平台具备易学性,师生经过短期培训即可进行内容资源开发,最终学校师生使用虚拟仿真引擎平台独立开发教学资源。

2.虚拟仿真教学资源共享与管理平台建设

内置一定数量的实验资源,可在线开展虚拟仿真实验教学活动,满足学生随时随地利用不同专业虚拟仿真设备进行实验实训体验。具备系统管理、角色权限管理、课程管理等管理功能。按照《国家虚拟仿真实验教学课程技术接口规范(2020版)》要求,实现与教育部实验空间(ilab-x.com)完成数据对接,传递实验数据。需预留、开放接口,保证可与我校统一身份认证系统和教务系统无缝对接,实现用户数据、实验数据、课程数据互通。免费提供虚拟仿真实验资源对接支持,保证各厂商开发的web版本、客户端版本、云渲染版本等各类型的虚拟仿真实验资源无缝对接至平台。

3.虚拟仿真实验资源建设

聚焦生态环保产业链重点领域,以绿色低碳、生态环境、节能安全为重点,兼顾建筑、先进制造、园林、食品烹饪等相关领域,全面融入数智化技术,构建智慧生态工业园等城市典型区域场景,打造集教学、实训、培训、科研、竞赛、科普等功能于一体的虚拟仿真资源库,资源需包含资源环境与安全大类中的环境工程技术、环境监测技术、环境管理与评价、生态环境修复技术、水环境智能监测与治理等学校专业的虚拟仿真实验资源。依托典型区域场景综合考虑学校全部专业虚拟仿真资源的中、长远建设,形成资源库整体构架及组成逻辑,资源相关场景、项目、内容、形式等可以适配各专业实训要求,实现线上线下相结合。开发引擎需满足校园网、互联网远程开放教学需要,保证系统的交互性和扩展性。

六、资质条件

1.具有独立企业法人资格,持有行政主管部门核发的有效期内的营业执照。

2.方案提交单位不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、招标采购严重违法失信行为记录名单、近三年在经营活动中没有重大违法记录书面声明。

3.参与方案征集的单位须有高校虚拟仿真实验室建设的经验。

七、方案征集时间

2024年4月24日下午16:00截止,逾期大赢家比分送方案不予受理。

八、征集方式

1.建设方案需充分针对建设需求情况,切实提出针对性的完整准确的项目大赢家比分价方案和实施解决方案,包括但不限于参数、数量、推荐品牌、不低于五年质保与运维、预算单价及总价等。如无完整大赢家比分价方案,则视作方案无效。大赢家比分价将作为评审的参考依据之一。

2.方案提供方提交详细应征方案纸质版及电子档。方案文本包括:方案说明及相关教室设计方案,部分设备可提供效果图,设计应满足学校需求。纸质材料一式八份,统一用A4纸双面打。饷姘咨,方案内容和图片不得出现单位名称,不得做任何记号,否则将按作废处理。装订成册后装袋密封,袋子封面加盖单位公章(有公司信息的案例单独装订),在截止时间前移交到实训楼C栋601办公室。电子档材料发送到邮箱2689815@qq.com(邮件标题格式:生态环保虚拟仿真实训基地建设方案征集大赢家比分名+单位名称)。

九、方案评审

1.由学校组织专家组成评选委员会对征集的设计方案进行评审,具体评审时间另行通知。方案介绍以演示PPT方式或其他形式进行汇大赢家比分,时间: 15-20分钟。校方以公正公平的原则进行评审。

2.征集人有权根据专家评审意见并结合所有方案优点进行修改、调整,征集人不需作任何回应。

3.各参与征集的应征单位默认对本评审规则无异议,不得因为规则进行质疑。

十、有关声明

1.本项目集中现场勘查时间为2024年4月19日9:00-11:00,进校前请至少提前一天联系办理入校申请。

2.只接受每个方案优化设计单位一份设计方案,应征方案必须为原创方案,且必须拥有自主知识产权,如遇产权纠纷,责任由应征单位自负。

3.本次征集活动坚持自愿参与原则,所有应征方案使用权归伟德bevictor网站所有,我单位拥有使用、修改、综合的权利;应征方不得将应征方案另做他用,或将方案泄露给任何第三方;评选结束,所有应征资料归档,恕不退还。本次征集方案费用自理,所有征集的内容将无偿提供给采购人使用,供应商参与本次方案征集即视为认同本条款。

4.参加本次设计方案应征的单位需提供本单位营业执照、法定代表人身份证复印件及授权书(如未提供,视作方案无效)。

5.参加本次设计方案应征的单位需指定一位联系人,并提供有效联系电话及邮箱地址。

6.凡参加本次设计方案征集的单位均被视为同意并接受本声明,无须书面或其他方式确认。

十一、联系方式

联系人:黄老师

联系电话:0757-81773162

邮箱:2689815@qq.com

地址:佛山市南海区桂丹西路98号

 
 
 
友情链接
图片
图片
友情链接
自定内容
更多
伟德bevictor网站 办公室电话:0757-81773199
地址:广州市天河区员村西街5号大院 / 佛山市南海区桂丹西路98号
邮编: 510655?/ 528216   粤ICP备12046464号
插件标题
更多
bevictor伟德网页邀请版APPv6.5.12